UBND huyện Hớn Quản

https://honquan.binhphuoc.gov.vn

HỚN QUẢN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI THEO PHÂN CẤP ĐẠT 78% KẾ HOẠCH GIAO

Chiều ngày 9 - 4, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Hớn Quản về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; kết quả thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025. Quyền Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Nguyễn Văn Hạ; Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn huyện đã tham dự.
HỚN QUẢN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI THEO PHÂN CẤP ĐẠT 78% KẾ HOẠCH GIAO
Tổng vốn đầu tư công năm 2025 của huyện Hớn Quản được giao hơn 401,5 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 3 tháng 4, huyện đã giải ngân 9,3% kế hoạch nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh giao 260,42 tỷ đồng. Riêng nguồn vốn cân đối theo phân cấp 27,5 tỷ đồng, huyện đã giải ngân đạt 78% kế hoạch giao. Đối với nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện được giao 23,35 tỷ đồng. Hiện nay các xã thụ hưởng đang triển khai thực hiện các dự án, công trình và dự kiến sẽ giả ngân trước 30-6. Thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát toàn huyện Hớn Quản có 56 trường hợp, đến nay đã hoàn thành 33 căn, số còn lại đã khởi công và dự kiến hoàn thiện trước ngày 30-4-2025.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành liên quan cùng huyện Hớn Quản đã trao đổi làm rõ những vướng mắt, tiến độ giải ngân vốn đối với các dự án đầu tư quá hạn triển khai thực hiện: Dự án Xây dựng đường trục chính từ xã Tân Khai đi Phước An và Tân Quan có tổng mức đầu tư, hiện nay mới thực hiện được khoảng 12% khối lượng; Dự án nâng cấp đường từ ngã 3 Xa Cát vào Khu công nghiệp Việt Kiều, có tổng mức đầu tư 270 tỷ đồng, hiện khối lượng đã triển khai đạt 42%; Dự án xây dựng các tuyến đường từ thị trấn Tân Khai kết nối với các tuyến đường đi xã Phước An, Đồng Nơ và Minh Đức… cùng 13 dự án chuyển tiếp có tổng vốn bố trí của năm 2025 là 121,3 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh cho rằng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của huyện 3 tháng đầu năm đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của toàn tỉnh. Yêu cầu huyện Hớn Quản phối hợp với sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gia hạn để tiếp tục đầu tư các tuyến đường giao thông đang triển khai trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch cụ thể, có giải pháp mạnh mẻ, chủ động và nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu giám sát chặt chẽ, đôn đốc các chủ dự án, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình để tăng tốc giải ngân đến 30/6 đạt mục tiêu 60% kế hoạch vốn giao.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị cán bộ, công chức, viên chức huyện Hớn Quản không vì việc sắp xếp tổ chức bộ máy mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của tỉnh, cũng như trách nhiệm của mình với nhân dân.
 
 
Quyền Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản Nguyễn Văn Hạ báo cáo giải trình tại buổi làm việc



Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đề nghị huyện Hớn Quản tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công đến 30-6 đạt 60% kế hoạch vốn giao





Đại diện phòng ban chuyên môn huyện Hớn Quản báo cáo tại buổi làm việc

 

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan trao đổi, làm rõ những vấn đề tại buổi làm việc

 

Tác giả: Lê Khương

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây